پایان تعمیرات اساسی سکوهای فاز ۱۴ پارس جنوبی

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از پایان تعمیرات اساسی سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی و بهره‌برداری دوباره از این سکوها خبر داد.

کد خبر : ۲۳۵۷۸

سه‌شنبه - 30 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، علیرضا سرمدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای انجام تعمیرات اساسی در ۳۵ سکوی گازی پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی در مجموع با صرف ۸ هزار و ۲۵۰ نفرساعت کار ایمن و مشارکت تیم‌های تخصصی و پشتیبانی تعمیرات و بهره‌برداری با موفقیت پایان یافت.

وی از اجرای یک هزار و ۱۳۰ دستور کار تعمیراتی در سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد و گفت: مطابق بازرسی‌های انجام‌شده در برنامه تعمیراتی سکوهای SPD14A و SPD14C، دستورکارهایی نظیر بازرسی، شست‌وشو و جوشکاری مخازن، کالیبراسیون شیرهای کنترل فشار، بازرسی و تست سیستم کنترل سکو، تعویض کارت‌های برق اضطراری، بازرسی و تعویض جرقه‌زن مشعل و تعویض خط ۲ اینچ خروجی پساب سکوها با موفقیت انجام شد.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اجرای دستورکارهای تعمیرات پیشگیرانه به‌صورت همزمان با تعمیرات اساسی سالانه اظهار کرد: نقطه عطف این تعمیرات، پروژه جداسازی و تعویض خم (Bend) خط لوله ۳۲ اینچ سکوی ۱۴ آلفا (SPD۱۴A) بود که به‌عنوان یکی از سنگین‌ترین و حساس‌ترین عملیات‌های تعمیراتی سال جاری با موفقیت به سرانجام رسید.

سرمدی با بیان اینکه این عملیات پس از انجام توپکرانی هوشمند و شناسایی خوردگی در خط لوله از سوی واحد بازرسی در دستور کار قرار گرفت، افزود: با توجه به وجود سیال گازی و مایعات موجود در خط لوله انتقال گاز، بعد از تخلیه فشار و ایمن‌سازی محیط، زانوی معیوب بریده شد و قطعه جایگزین، پس از گذراندن مراحل کنترل کیفیت از سوی واحدهای مهندسی و بازرسی فنی عملیات و انجام تست‌های فنی در بخش خشکی، به همراه رابط شیرهای موتوری پیگ لانچر سکو، طی ۶ روز کاری و در دو شیفت شبانه روزی تعویض شد.

وی با بیان اینکه سکوهای گازی یادشده پس از تکمیل تعمیرات اساسی، راه‌اندازی و دوباره در مدار تولید قرار گرفتند، گفت: هم‌اکنون نیز برنامه تعمیرات اساسی سکوهای دریایی فاز ۱۲ پارس جنوبی در جریان است و مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته، هر سکوی گازی به‌طور متوسط حدود ۷ تا ۱۰ روز مورد پایش و تعمیر قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، شرکت نفت و گاز پارس با انجام بازرسی‌های سالانه در سکوهای گازی پارس جنوبی و اجرای دستورکارهای تعمیرات اساسی و تعمیرات پیشگیرانه، برای تولید حداکثری و پایدار انرژی مورد نیاز کشور به‌ویژه در نیمه دوم سال آماده می‌شود.