آغاز اجرای شبکه‌های گاز و برق در پروژه‌های مسکن ملی پردیس

با پیگیری‌های جدی شرکت عمران شهر جدید پردیس، بحث اجرای شبکه‌های گاز و برق در پروژه‌های مسکن ملی این شهر جدید رونق گرفت.

کد خبر : ۳۰۱۴۳

يکشنبه - 12 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس، با پیگیری و هم افزایی دستگاه‌های خدمات رسان در سایت‌های مسکن ملی شهر جدید پردیس، در حال حاضر شاهد آغاز اجرای شبکه‌های گاز و برق در این پروژه‌های هستیم، پروژه‌هایی که اکنون با پیشرفت فیزیکی بالایی، به ترتیب اولویت در آستانه تکمیل قرار دارند، اما تکمیل نبودن محوطه‌سازی‌ها باعث تاخیر در تحویل واحد‌ها شده است؛ محوطه‌هایی که در انتظار تکمیل شبکه‌های زیرساختی آب، فاضلاب، برق و گاز به سر می‌بردند و عدم آماده بودن آن باعث شده تا همچنان نخستین واحد‌های این طرح تحویل مالکان نشود.

پس از زمینه‌سازی‌های شرکت عمران پردیس و حمایت مجموعه‌های شهرستانی و استانی، به ویژه فرمانداری پردیس و استانداری تهران، اکنون شاهد حضور جدی دستگاه‌های متولی پای کار هستیم. در همین راستا و پس از پیگیری‌ها و توافقات با شرکت گاز، این روز‌ها شاهد تجهیز کارگاه به منظور شروع اجرای شبکه‌های گاز در پروژه‌های طرح اقدام ملی هستیم. پس از اجرای شبکه‌های گاز، به زودی نخستین انشعابات گاز در بلوک‌های آماده بهره‌برداری، نصب خواهد شد.

همچنین طبق توافقات با شرکت توزیع برق به منظور برق‌رسانی به پلتفرم‌ها، شاهد تجهیز کارگاه این شرکت هستیم تا شبکه‌های داخلی برق نیز در پروژه‌ها اجرا شود. گفتنی است، برق‌رسانی به محور‌های اصلی پروژه نهضت ملی برعهده شرکت عمران پردیس است که تاکنون نیمی از آن اجرا شده و مابقی نیز در حال اجراست.

زیرساخت دیگر در سایت‌های اقدام ملی مربوط به آب و فاضلاب است که با مسئولیت شرکت عمران پردیس با پیشرفت پنجاه درصدی در حال اجراست. تاکنون از مجموع ۴۵۰۰ متر شبکه آب، نزدیک به ۲۰۰۰ متر اجرا شده و از ۴۰۰۰ متر شبکه فاضلاب، ۲۲۰۰ متر شبکه اجرایی شده و مابقی با پیشرفت مناسبی در حال تکمیل است.

انتظار می‌رود با ادامه حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان و آغاز اجرای شبکه‌های گاز و برق، به زودی محوطه‌سازی‌های بلوک‌ها به ترتیب اولویت به صورت کامل اجرا شود و پس از عملیاتی شدن شرایط سکونت در این پروژه‌ها، شاهد تحویل نخستین کلید‌های طرح اقدام ملی مسکن در پردیس باشیم.