مدیر عامل راه آهن در پاسخ به اقتصاد معاصر گفت

راه آهن شلمچه-بصره در حال عملیاتی شدن است؛ پایان مین‌‌روبی و ساخت ایستگاه

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن، در همایش ملی ایران و اکو اعلام کرد که دو مورد از سه تعهد دولت ایران در پروژه راه‌آهن شلمچه-بصره عملیاتی شده است. وی به پیشرفت‌های مهمی چون مین‌روبی مسیر در خاک عراق، ساخت ایستگاه شلمچه خبر داد.

کد خبر : ۳۳۷۷۱

سه‌شنبه - 25 شهريور 1404

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن در همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و در پاسخ به خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: دولت ایران سه تعهد اصلی در پروژه راه‌آهن شلمچه-بصره داشته که از این سه تعهد، دو مورد آن عملیاتی شده است.

مین‌روبی مسیر و ساخت ایستگاه شلمچه

وی افزود: مهمترین بخش این پروژه، مین‌روبی مسیر در عراق بوده که با همکاری ایران، ۱۴ کیلومتر از مسیر مین‌روبی شده و تحویل عراق داده شده است. همچنین ایستگاه شلمچه در مرز ایران و عراق نیز ساخته شده و دو خط ریلی آن به بهره‌برداری رسید. در این راستا، یک سکوی ایستگاه نیز در ایام اربعین امسال مورد استفاده قرار گرفت و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری بخش دیگری از خطوط ریلی تکمیل شود.

احداث پل روی اروندرود

ذکری در ادامه اشاره کرد که پروژه احداث پل روی اروندرود، جزیره سندبادی در بصره با پیشرفت ۲۶ تا ۲۷ درصد در حال انجام است. پایه پل‌ها در بخش خشکی ساخته شده و شمع‌کوبی‌ها بیش از ۵۶ درصد پیشرفت داشته است. عملیات ساخت عرشه پل نیز در دو نقطه شروع شده و به‌زودی اجرایی خواهد شد.