تکمیل نهضت ملی ۱۳ سال زمان می‌برد

پروژه‌های نهضت ملی مسکن پس از 4 سال 30درصد پیشرفت داشته و با این روند تکمیل 854 هزار واحد 13.3 سال طول می‌کشد.

کد خبر : ۴۵۲۵۳

يکشنبه - 26 بهمن 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛  پروژه‌های نهضت ملی مسکن چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذارد و مطابق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی پیشرفت آنها در دیماه امسال به حدود 30 درصد رسیده است.

بر این اساس اسفندماه سال گذشته و پس از حدود 7 ماهاز روی کار آمدن دولت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های با احتساب اضافه شدن واحدهای نیمه تمام مسکن مهر و طرح اقدام ملی دولت تدبیر و امید به 19.7 درصد رسید. خرداد امسال پیشرفت فیزیکی به 22.7 درصد رسید؛ یعنی طی 3 ماه 3 درصد!

پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن پس از فراز و نشیب‌های ماه‌های آبان، آذر و دیما، سرانجام پیشرفت فیزیکی به 30.7 درصد برای نیمه ماه قبل می‌رسد.

این میزان پیشرفت برای 707 هزار واحد است که طی چهار سال اخیر در دست ساخت بوده‌اند. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 14 بهمن 1404 اعلام کرد: حدود 707 هزار واحد نهضت ملی مسکن  در دست ساخت است.

این معاونت تاکید کرده متعهد به ساخت 854 هزار واحد برای متقاضیان مؤثر (متقاضیان واجد شرایط دارای آورده اولیه) بوده و وعده داده تمامی واحدها (854 هزار واحد) حداکثر طی 3 سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

به گزارش تسنیم، در صورتیکه روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با روند کنونی ادامه یابد، حدود 160 ماه (معادل 13.3 سال) زمان برای تکمیل و تحویل واحدهای مذکور زمان نیاز است./ تسنیم