تکمیل منطقه ۳ آزادراه تهران-شمال در ۶ سال؛ تونل غربی البرز ۱۴۰۶ تحویل می‌شود

به گفته مدیرعامل شرکت آزادراه تهران شمال، تونل البرز غربی در منطقه دو آزادراه در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در سال ۱۴۰۶ تکمیل و به جاده چالوس متصل می‌شود.

کد خبر : ۴۵۴۴۰

سه‌شنبه - 28 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، صبح امروز تور رسانه‌ای بازدید اصحاب رسانه از عملیات تجهیز کارگاه و شروع ساخت منطقه سوم آزادراه تهران-شمال و تکمیل باند غربی تونل البرز، برگزار شد.

در حال حاضر مناطق یک، دو و چهارم آزادراه تهران-شمال تکمیل و تجهیز کارگاه منطقه سوم هم شروع شده است.

منطقه سوم آزادراه از پل زنگوله تا مرزن‌آباد، حدود ۵۰ کیلومتر طول خواهد داشت.

در حاشیه این بازدید، سعید شاهسواری، مدیرعامل شرکت آزادراه تهران شمال در جمع اصحاب رسانه عنوان کرد: تونل البرز غربی در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در سال ۱۴۰۶ تکمیل و به جاده چالوس متصل می‌شود.

به گفته وی همزمان در منطقه سوم مطالعات و مجوز‌های زیست‌محیطی دنبال و انجام شد، در ۸ کیلومتر اول، مجوز اخذ شد و در هفته جاری کریدور باقی مانده منطقه سه با محیط زیست نهایی می‌شود.

شاهسواری افزود: تحویل زمین و تجهیز کارگاه در منطقه سه برای ساخت این ۸ کیلومتر شروع شده است تا گلوگاه از سیاه‌بیشه عبور کنیم.

به گفته وی تامین دستگاه تی بی‌ام و انتقال آن به کشور را دنبال می‌کنیم، قرارداد آن تا پایان سال نهایی می‌شود تا مسیر میانی قطعه سوم نهایی شود.

شاهسواری ادامه داد: در صورت تامین مالی و همکاری دستگاه‌های مرتبط در سه استان، پیش بینی می‌شود در ۶ سال کل منطقه سوم تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال گفت: در موضوع تامین آورده بنیاد از محل منابع نقدی، املاک و تامین مصالح از تولیدات خودمان خواهد بود.