وعده جدید برای تکمیل اسکله رو-رو بندر امیرآباد

در حالی قرار بود اسکله رو-رو ریلی بندر امیرآباد سال ۹۷ به بهره‌برداری برسد که مدیرعامل سازمان بنادر در وعده‌ای جدید گفت: این پروژه ۲ ماه دیگر تکمیل می‌شود.

کد خبر : ۸۰۵۴

جمعه - 25 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تیرماه سال 97 سیاوش رضوانی مدیر وقت بندر و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با تاکید بر اینکه علاقه‌مندی کشورهای حاشیه خزر به سرمایه گذاری در ایران زیادی است، گفته بود: با افتتاح اسکله رو- رو ریلی بندر امیرآباد تا پایان سال 1397 بخشی از اهداف موردنظر و کلان ما در زمینه همکاری با کشورهای حاشیه خزر در زمینه صادرات و ترانزیت محقق خواهد شد.

حدود 4 سال بعد مدیرکل وقت برنامه، بودجه سازمان بنادر و دریانوردی اوایل تیرماه سال 1401 از حل مشکل قرارداد پروژه اسکله رو - رو ریلی بندر امیرآباد خبر داده و گفته بود:‌به‌دلیل کاهش تراز آب دریای خزر و پسرفت آن که ایجاب می‌کرد پروژه این اسکله از 2 به 3 اسپن (span) بازطراحی شود، ادامه‌ پروژه نیازمند اخذ مجوزهایی از سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی فنی سازمان بنادر و دریانوردی بود.

محمدحسین علامه افزود: مقدمات این کار انجام شد و طی بازدید معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، هماهنگی‌ها برای پیگیری جهت اخذ مجوزها صورت گرفت.

وی تصریح کرد: مقرر شد بلافاصله پس از اخذ مجوزهای لازم، طی مدت 6 ماه پروژه اسکله رو-رو ریلی بندر امیرآباد به بهره‌برداری برسد که با جدیتی که در پیگیری‌های مسئولان ذیربط در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، تصمیم بر این است که امسال این پروژه نهایی شود.

وی با بیان اینکه بودجه پروژه یادشده برای سال جاری 50 میلیارد تومان است، گفت: اتمام اسکله رو-رو بندر امیرآباد نیازمند تزریق بودجه‌ای کلان‌تر است که پس از انعقاد قراردادهای جدید با پیمانکار، برآورد دقیق آن به دست خواهد آمد.

علامه تصریح کرد: در صورت اتمام و بهره‌برداری از پروژه اسکله رو - رو ریلی بندر امیرآباد، زمینه فعالیت بیشتر ترانزیت کالاهای کانتینری، افزایش مراودات محصولات کشاورزی و توسعه لجستیک فراهم می‌شود که این امر سهم بسزایی در فعال کردن و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کریدور بین‌المللی شمال - جنوب و افزایش مراودات ترانزیتی و ریلی کالا خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، وعده مدیرکل وقت برنامه، بودجه سازمان بنادر نیز محقق نشد تا این‌که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی وعده تکمیل این پروژه را تا 2 ماه آینده داده است.

علی‌اکبر صفایی با بیان این‌که تمامی پروژه‌ها باید در موعد مقرر تکمیل شوند، گفت: بندر امیرآباد به عنوان بزرگ‌ترین بندر شمال کشور یکی از بنادر کلیدی در کریدور شمال-جنوب بوده و پروژه رو-رو ریلی در این بندر از پروژه‌های منحصر به فرد کشور است.

وی افزود: پیشرفت پروژه رو-رو ریلی به 80 درصد رسیده و با رفع مشکلات موجود، تکمیل آن تا 2 ماه دیگر (اواخر دیماه 1403) انجام خواهد شد. با بهره‌برداری از این پروژه، کشتی‌های رو-رو قادر خواهند بود کالاهای خود را مستقیم بر روی ریل حمل کنند، که این موضوع تحول بزرگی در حمل و نقل ریلی بندر به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از اجرای بیش از 5 هزار میلیارد ریال پروژه‌های زیرساختی در بندر امیرآباد خبر داد و گفت که پروژه‌های راه‌های مواصلاتی به شریان‌های اصلی نیز در حال تکمیل است. وی همچنین از احداث زیرساخت‌های لازم در اراضی 300 هکتاری شرق بندر امیرآباد خبر داد که به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

صفایی از رشد سرمایه‌گذاری‌ها در این بندر خبر داد و گفت که تا کنون 4 همت قرارداد سرمایه‌گذاری در حال انجام است و با امضای تفاهم‌نامه‌های جدید، این میزان به 8 همت خواهد رسید.

وی همچنین از پیشرفت 80 درصدی پروژه تولید روغن و سویا در بندر امیرآباد خبر داد که تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید. با افتتاح این کارخانه، روزانه 200 تن سویای خوراکی و 1000 تن روغن پایه خوراکی تولید خواهد شد.